۴۵درصد پیشرفت در طرح نهضت ملی مسکن هوراند

تبریز _ مدیر بنیاد مسکن هوراند با اشاره به اجرای ۲۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن در این شهر، گفت: عملیات اجرایی این واحدها اکنون به حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

کد خبر: ۲۰۰۹۰۴۶

۳۰ شهريور ۱۴۰۳

اقتصاد آنلاین؛ گروه استان‌ها _ «افشین مرادی» افزود: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر، ۴۴۱ متقاضی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۸۷ نفر حایز شرایط شناخته شدند.

وی اظهار کرد: در زمان کنونی زمین مورد نیاز برای اجرای ۲۶ واحد تامین و عملیات اجرایی آن در جریان است و برای تامین زمین بقیه متقاضیان این طرح نیز ۲ سایت ۱۰ هکتاری و هشت هزار مترمربعی در جوار این طرح پیش بینی شده و مراحل تحویل زمین از اداره راه و شهرسازی این شهرستان در جریان است.

مدیر بنیاد مسکن هوراند با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن بر پایه تسهیلات و آورده شخصی مردم اجرا می شود، گفت: عملیات اجرای ۲۶ واحد مذکور با اعطای پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانک مسکن برای هر واحد و آورده شخصی چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی متقاضیان در حال اجراست.

مرادی، با اشاره به اینکه به علت بروز مشکل در پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن و عدم تامین به موقع آورده شخصی از سوی متقاضیان، روند اجرای پروژه به کندی و با تاخیر اجرا می‌شود، ادامه داد: متقاضیان این طرح به طور متوسط یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آورده شخصی واریز کرده اند و در صورتی که به موقع آورده خود را واریز کنند، می توان این واحدها را تا پایان سال تکمیل و تحویل متقاضیان داد.
وی یادآور شد: این طرح در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع در قالب بنیاد ساخت و در ۲ بلوک ۲۰ واحدی و ۶ واحدی در سه طبقه سازه ای ساخته می‌شود و مراحل اتمام اسکلت، اجرای فنداسیون و دیوار چینی تعدادی از واحدها در حال انجام است.

مدیر بنیاد مسکن هوراند با بیان اینکه در ساخت این واحدها، مساحت متوسط کشوری طرح نهضت ملی مسکن رعایت شده است، گفت: هر واحد دارای ۷۵ مترمربع زیربنا، پارکینیگ و انباری است.

مرادی، افزود: با توجه به مشکل تامین آورده شخصی متقاضیان این طرح، ادامه اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ۶۱ واحد به صورت خودمالکی اجرا خواهد شد.