پیشرفت ۵۴ درصدی پروژه مدول C احیا مستقیم فولاد کاوه جنوب کیش

فولاد کاوه جنوب کیش با اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود در مسیر افزایش ظرفیت و تولید پایدار، گام‌های بلندی برداشته است. در همین راستا، پروژه احداث مدول سوم احیاء مستقیم (مدول C) با پیشرفت ۵۴ درصدی، نویدبخش تحولی بزرگ در زنجیره تولید این شرکت است.

کد خبر: ۲۰۵۶۳۹۸

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش روابط عمومی فولاد کاوه جنوب کیش، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، دکتر جواد حاتمی با اعلام این خبر گفت: پروژه مدول C احیاء مستقیم، از پروژه‌های استراتژیک و حائز اهمیت برای فولاد کاوه جنوب کیش است و پیشرفت آن به شکل روزانه رصد می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در توازن زنجیره تولید فولاد SKS، افزود: هدف اصلی از احداث مدول C، تأمین کسری آهن اسفنجی مورد نیاز جهت دستیابی به تولید بدون توقف و تحقق ظرفیت سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن شمش فولادی در SKS است. این پروژه با تکیه بر پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در حال اجراست و به کاهش وابستگی به خرید آهن اسفنجی از خارج از مجتمع یا مشکلات تأمین آهن قراضه و در نهایت به تولید پایدار و ارزان‌تر کمک می‌کند. در کنار این موضوع، حل مشکل محدودیت‌های انرژی نیز در دستور کار قرار دارد.

دکتر حاتمی با تأکید بر فعالیت‌های صورت گرفته در این پروژه، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه بزرگ از تیر ماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با عید سعید غدیر آغاز شد. تا پایان سال ۱۴۰۲ پیشرفت حدود ۳۰ درصدی را محقق کردیم و این روند در سال جدید نیز با سرعت و جدیت ادامه داشته است. در طول هفته گذشته منتهی به ۳۰ فروردین، فعالیت‌های چشمگیری انجام شده و در مجموع تا کنون، شاهد تکمیل ۱۰۰ درصدی شمع‌ریزی، اجرای حدود ۹۰ درصد حجم کل بتن‌ریزی و تکمیل تقریبی ۵۷ درصد نصب سازه‌های فلزی بوده‌ایم.

وی در ادامه به تشریح جزئیات پیشرفت فیزیکی در بخش‌های مختلف پرداخت و گفت: در بخش خاکبرداری و گودبرداری با حجم کل ۱۱۵ هزار متر مکعب، پروژه به صورت ۱۰۰ درصد تکمیل شده است. در شمع‌ریزی (درجا) نیز تعداد ۲۱۱ شمع برنامه‌ریزی شده بود که تماماً اجرا شده و ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. در بتن‌ریزی، از حجم کل برآورد شده ۳۶ هزار متر مکعب، تا کنون ۳۲ هزار متر مکعب معادل ۹۰ درصد انجام شده است که نشان‌دهنده اتمام بخش عمده کار‌های فونداسیون و سازه‌های بتنی است.

همچنین از حجم کل ۵ هزار و ۵۰۰ تن سازه فلزی، ۳ هزار و ۲۰۰ تن نصب شده که معادل ۵۷ درصد پیشرفت در این بخش است. در بخش تجهیزات و داکت‌ها نیز پیشرفت ۳۳.۷۹ درصدی را شاهد هستیم و در این بخش نیازمند تلاش بیشتری برای رسیدن به برنامه هستیم. در بخش نصب داکت‌ها پیشرفت ۴۸ درصدی داشته‌ایم.

مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش با اشاره به وضعیت پیشرفت در بخش‌های مهندسی و سیویل پروژه گفت: در حوزه مهندسی، پیشرفت پروژه حدود ۹۳ درصد است که نشان‌دهنده تکمیل بخش عمده‌ای از طراحی‌ها و نقشه‌هاست. عملیات سیویل نیز در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی شاهد اتمام این بخش خواهیم بود.

دکتر حاتمی در خصوص تأمین تجهیزات پروژه نیز اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه تأمین تجهیزات با پیگیری‌ها و نظارت دقیقی که همکاران ما داشته‌اند، از برنامه زمان‌بندی جلوتر هستیم. تجهیزات مطابق برنامه خریداری و وارد انبار‌های شرکت شده و عملیات نصب آنها نیز به موازات پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. با تکیه بر همین روند مطلوب در تأمین و نصب، امیدواریم شاهد بهره‌برداری آن در موعد مقرر شویم و هم زمان با رفع مشکل ناتراژی انرژی با سرمایه گذاری‌های انجام شده، شاهد جهش تولید خواهیم بود.

وی با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در این پروژه تصریح کرد: رویکرد ما در فولاد کاوه جنوب کیش همواره استفاده از تکنولوژی‌های روز و بهینه در صنعت فولاد بوده است. در پروژه مدول C نیز با تکیه بر تجربیات گذشته و دانش فنی موجود، از بالاترین سطح تکنولوژی و به‌روزترین فناوری‌های حوزه احیاء مستقیم استفاده خواهد شد. یکی از نکات مهم، لحاظ شدن زیرساخت تزریق اکسیژن از ابتدا به فرآیند تولید آهن اسفنجی در طراحی‌های این مدول است که به منظور بالا بردن راندمان تولید صورت گرفته و همزمان با پیشرفت پروژه اجرایی خواهد شد. همچنین در ساختار مهندسی سازه نیز بهینه‌سازی‌های لازم با نهایت دقت اندیشیده شده تا به بهره‌وری در بالاترین سطح ممکن دست یابیم.

مدیرعامل فولاد کاوه جنوب کیش در پایان با اشاره به پیش‌بینی زمان بهره‌برداری از این پروژه خاطرنشان کرد: با وجود فاصله اندکی که با برنامه زمان‌بندی داریم، تیم اجرایی با تلاش شبانه‌روزی و ایده‌های خلاقانه در حال کار است و در صورت مرتفع شدن مشکلات تأمین انرژی در ماه‌های آینده و با روند مطلوب در تأمین تجهیزات و پیشرفت قابل ملاحظه در بخش‌های مهندسی و سیویل، امیدواریم بتوانیم این پروژه را به موقع به بهره‌برداری برسانیم. تکمیل این پروژه گام بسیار مهمی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای فولاد کاوه جنوب کیش و افزایش توان تولید کشور خواهد بود و می‌تواند مصداقی جذاب و مناسب برای تحقق شعار سال باشد.

دکتر حاتمی همچنین در پایان از زحمات کلیه کارکنان و دست‌اندرکاران این پروژه که با تخصص، دانش و همدلی در مسیر پیشرفت آن گام برمی‌دارند، قدردانی کرد و افزود: فولاد کاوه جنوب کیش با اتکا به توان داخلی و استفاده از فناوری‌های روز، مصمم به اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه بزرگ و نقش‌آفرینی مؤثرتر در صنعت فولاد کشور است.