گشایش بزرگ ترافیکی در پایتخت / مهم‌ترین پروژه راهبردی غرب تهران به زودی افتتاح می‌شود

با پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی، یکی از پروژه‌های مهم عمرانی در غرب تهران به مراحل پایانی نزدیک شده است.

کد خبر: ۲۱۳۳۹۹۹

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، عملیات احداث زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون از مهرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. این زیرگذر با طول تقریبی ۱۲۵۰ متر با هدف ایجاد مسیر عبور برای سفرهای عبوری در تراز زیرین و در عین حال تأمین دسترسی‌های محلی بلوار تعاون و گردش‌های مورد نیاز ترافیکی در سطح زمین در دست اجرا قرار دارد.

اجرای این طرح یکی از پروژه‌های مهم توسعه زیرساخت‌های ترافیکی غرب تهران به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در بهبود جریان عبور و مرور در منطقه ۵ خواهد داشت.

رفع محدودیت‌های دسترسی و بهبود جریان تردد شهری

پس از احداث بزرگراه حکیم در سال‌های گذشته، دسترسی‌های بلوار تعاون در برخی نقاط مسدود شد و همین مسئله باعث تحمیل مسیرهای طولانی‌تر و گردش‌های اضافی به شهروندان شد.

اجرای تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم و بلوار تعاون با هدف رفع این محدودیت‌ها طراحی شده است و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، بخشی از بار ترافیکی محورهای اطراف کاهش یابد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، این پروژه علاوه بر کاهش فشار ترافیکی تقاطع بزرگراه شهید باکری در شرق، موجب سبک شدن بار ترافیکی میدان المپیک در غرب بلوار تعاون نیز خواهد شد و در مجموع می‌تواند حدود ۳۵ کیلومتر پیمایش اضافی در شبکه معابر منطقه ۵ را کاهش دهد.

تسریع عملیات خاکبرداری پس از تکمیل عرشه زیرگذر

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه اعلام کرد: پس از اتمام عملیات بتن‌ریزی عرشه زیرگذر بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون در هفته نخست بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴، روند خاکبرداری در بخش زیرگذر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرده است.

به گفته وی از مجموع ۷۸ هزار مترمکعب عملیات خاکی پیش‌بینی شده برای این طرح، تاکنون حدود ۷۳ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام شده است.

رفع تاسیسات شهری؛ مهم‌ترین چالش اجرایی پروژه

صداقتی همچنین با اشاره به رفع موانع تأسیساتی در محدوده پروژه توضیح داد: در هفته گذشته دو خط لوله آب مربوط به تأمین تصفیه‌خانه جابه‌جا شد و با آزادسازی جبهه‌های کاری، امکان افزایش سرعت عملیات اجرایی فراهم شد.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه مستلزم جابه‌جایی گسترده شبکه‌های زیرساختی شهری بوده است. بر همین اساس علاوه بر انتقال کابل‌های برق ۲۰ کیلوولت، چهار خط لوله آب با قطرهای ۱۵۰، ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ میلی‌متر جابه‌جا شده‌اند.

همچنین دو خط لوله گاز با قطرهای ۱۲ و ۳۰ اینچ و یک خط گاز ۱۶۰ میلی‌متری در مسیر پروژه رفع معارض شده و چندین رشته فیبر نوری و کابل مسی مخابراتی نیز انتقال یافته‌اند. وی افزود: جابه‌جایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری نیز از دیگر اقدامات ضروری برای رفع موانع اجرایی این طرح بوده است.

پیشرفت عملیات عمرانی و زیرساختی پروژه

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در ادامه به پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۴ هزار مترمربع دیوارنما از مجموع ۵۸۳۰ مترمربع پیش‌بینی شده اجرا شده است.

همچنین در حوزه ساماندهی آب‌های سطحی و جدول‌گذاری، حدود ۱.۵ کیلومتر از مجموع ۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی و جدول‌کاری به اجرا رسیده است.

بهره‌برداری در خرداد ماه

به گفته صداقتی، با ادامه روند فعلی عملیات عمرانی، پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم با بلوار تعاون اکنون به مرز ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و پیش‌بینی می‌شود این زیرگذر مهم ترافیکی در خردادماه امسال به بهره‌برداری برسد؛ طرحی که انتظار می‌رود نقش قابل توجهی در روان‌سازی ترافیک غرب تهران، کاهش زمان سفرهای شهری و بهبود دسترسی‌های محلی در محدوده بلوار تعاون ایفا کند.